text: 巴拉卡核能發電廠，預計供應阿聯地區25％的能源需求。位於阿布扎比地區，位處波斯灣海岸線與之間的腹地，約在以西約50公里處。歷史.2009年12月，韓國電力公社所領導的團隊以200億美元的價格贏得的競標，兩公司合作於阿拉伯聯合大公國建立首座核能發電廠，而巴拉卡被選為廠址，並陸續建造4座核能反應爐，第一機組反應爐原計畫於2017年開始供電，但因安全及管理問題導致多次延期。2011年3月14日，核能發電廠在時任大韓民國總統李明博出席下舉行動工儀式， 2012年7月18日下午，儘管在福島第一核電廠事故發生後有人提出延期，第一機組仍較原訂時間2012年底提早開始施工。2013年5月，預計需耗時5年的第二機組開始施工；2014年9月，第三機組澆築核能反應爐的首批安全殼混凝土；2015年9月，第四機組開始動工興建。2011年《彭博社》報導稱，核電廠在達成詳細的融資協議後，總興建成本定為300億美元，其中包含100億股權、100億債務和100億銀行、主權債務，而韓國可能自銀運、維護和燃料供應合約中再獲取200億美元的收益。2014年，第一機組的反應爐壓力槽自韓國運達巴拉卡並交付施工現場，而第三、四機組反應爐的現場準備工作開始。2015年1月，第一機組反應爐的安全殼建築完工。2015年3月，阿聯核能公司向申請第一、二機組的運營許可。2015年9月，第四機組澆築首批混凝土，1.8萬多名人員隨後投入該機組的建設。2017年12月，反政府組織胡希運動宣稱向巴拉卡核電廠發射了一枚巡弋飛彈，但阿聯當局表示未發現任何導彈飛往阿聯。2018年3月《路透社》報導指出，核電廠的總興建成本已精簡至244億美元，但因人員培訓問題導致聯邦核能管理局拒絕授予運營許可，核電廠第一機組在2018年宣佈完工後，預計延期至2019年底或2020年才可正式啟動。2020年1月，核電廠宣佈將在該年的第一季度開始填裝燃料，較原計劃的2017年8月延遲了約2.5年，聯邦核能管理局在審查報告中提出400項缺失，並要求修正各種技術、組織和管理問題。2020年2月，聯邦核能管理局批准第一機組的運營許可；同年3月，阿聯核能公司宣佈完成第一機組的燃料填裝工作，將在開始供電前對系統進行測試。2020年8月1日，巴卡拉核電站第一機組正式啟動執行，第二機組也已完工待啟用商轉，而第三、四機組亦即將竣工，該核能發電廠成為阿拉伯地區首座投入使用的核電站，阿拉伯聯合大公國成為繼以色列和伊朗後，中東地區第3個具有核能力的國家。阿聯核能公司首席執行長穆罕默德·易卜拉欣·哈馬迪亦推文表示這對提供阿聯新的潔淨能源而言是歷史性的里程碑。2020年8月19日，巴拉卡核電站第一機組首次併網發電成功，而核電廠的整體完工率也達到94％。2021年4月1日巴拉卡核能發電廠開始商轉。第二機組則於2022年3月24日開始商轉。爭議.2019年3月，卡達就巴拉卡核能發電廠向國際原子能機構提出申訴，表達其對該電廠的安全性和缺乏與周圍國家和地區的合作感到擔憂，並認為該電廠對區域穩定和環境構成嚴重威脅，而阿聯則否認巴拉卡核電廠存在安全問題，並表示核電廠遵守核安全的最高標準。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 巴拉卡核能發電廠
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=6916578