text: 阿爾塔什水利樞紐是新疆葉爾羌河幹流梯級規劃“兩庫十四級”的第11個梯級，是葉爾羌河幹流控制性水利工程。在保證向塔里木河生態供水的前提下，以防洪、灌溉為主，兼顧發電等綜合利用。壩址位於阿克陶縣庫斯拉甫鄉，距莎車縣城公路里程120km。建成後可以把葉爾羌河出山口以下平原地區河段防護能力不足2.5年一遇洪水提高到縣城等重要防洪物件為50年一遇洪水，沿岸鄉鎮和農田等一般防洪物件提高到20年一遇洪水。專案法人為新疆新華葉爾羌河流域水利水電開發有限公司。該公司隸屬於水利部綜合事業局出資的國有獨資企業新華水利控股集團公司全資擁有的新華水力發電有限公司下屬的新疆新華水電投資股份有限公司。資料.為大22.45億m3。設計抵禦千年一遇洪水，設計洪水位1821.65米，洪峰流量13540m3/s，七日洪量17.20億m3，最大瀉量5911m3/s。校核洪水為萬年一遇，校核洪水位1823.64米，洪峰流量18403m3/s，七日洪量20.38億m3，最大瀉量6697m3/s。下游河道安全瀉量現為2.5年一遇的1750m3/s，灌區防洪工程完成後可達10年一遇的4272m3/s。水庫建成後可把20年一遇洪水削減為2.5年一遇，20-50年一遇洪水削減到10年一遇。為不完全多年調節水庫，保證葉爾羌河年均向塔里木河輸水3.3億立方米。樞紐建築物包括：水庫移民4000餘人。歷史.1981年初開始前期勘測設計。2006年6月18日，水利部綜合事業局、新疆塔里木河流域管理局、喀什行署三方簽訂《新疆葉爾羌河、塔什庫爾幹河綜合開發合作意向書》。2006年11月，新疆新華葉爾羌河流域水利水電開發有限公司註冊成立，開展專案各項前期工作。2008年10月完成專案建議書階段的勘察工作。2010年8月26日-29日，國家發改委委託中國國際諮詢公司組織專家組對《新疆葉爾羌河阿爾塔什水利樞紐工程建議書》進行評估。2011年10月10日阿爾塔什工程奠基、前期工程開工建設。總投資100.2338億元，其中淹沒與徵地投資18億元。總工期74個月。2012年5月6日至10日，新疆葉爾羌河阿爾塔什水利樞紐工程可行性報告審查會在喀什召開，水利部水利水電規劃設計總院對《新疆葉爾羌河阿爾塔什水利樞紐工程可行性研究報告》進行了審查。2014年9月，國家發展改革委批覆《新疆阿爾塔什水樞紐工程可行性研究報告》，工程主要投資109.8億元，專案工期為74個月，工程任務是在保證向塔里木河幹流生態供水目標的前提下，承擔防洪、灌溉、發電等綜合利用。阿爾塔什水利樞紐工程是落實中央新疆工作座談會的重要舉措，是2014年國務院確定的172項節水供水重大水利工程之一，是國家“十三五”期間100項重大專案之一。2015年6月，主體工程全面施工。600米級的邊坡，164.8米的混凝土面板高壩，93米的深覆蓋層需做防滲處理，按照地震烈度9度設防。2015年11月份該工程實現大江截流。2016年，葉爾羌河連續發生“7.17”“8.11“兩起冰川堰塞湖潰壩型洪水，庫魯克欄杆站實測洪峰流量達2200立方米每秒，大大超出下游河道的安全洩量，葉爾羌河下游堤防全線告急。“阿爾塔什工程圍堰首次擋水，導流洞首次洩洪……工程圍堰攔蓄洪水2000萬立方米，消減洪峰800立方米每秒，下洩流量只有1100多，極大減輕下游防洪壓力，是葉爾羌河有史以來未發生重大洪水災害的一年”。2017年5月26日大壩填築至1715米高程，達到百年一遇防洪標準。2018年5月28日大壩一期面板完工。2018年7月6日首臺機組開始安裝。2019年7月下閘蓄水。2020年5月29日，中國水電五局承建的阿爾塔什水利樞紐大壩工程面板混凝土全部澆築完成，阿爾塔什水利樞紐工程大壩主體提前3天完工，達到抵禦200年一遇特大洪水的條件，標誌著葉爾羌河徹底告別千年水患。2020年8月首臺機組併網發電。2021年輸水季已向塔里木河輸水33.80億立方米，發揮其生態功能。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 阿爾塔什水利樞紐工程
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=4222880