text: 燃盡圖組成，橫軸表示時間，縱軸表示工作量。這種圖表可以直觀的預測何時工作將全部完成，常用於軟體開發中的敏捷軟體開發方式，也可以用於其他型別的工作流程監控。如何使用.方法1.一般可以在圖表中繪製兩條線段，一條表示期望的工作進度，另一條記錄實際的工作進度，把工作拆分成若干工作要點，完成一個就減去一個，以此來衡量工作距離全部完成的剩餘時間。當實際工作曲線低於期望值時，則表示工作可能提前完成，相反的情況則可能會延期。如果每次繪製的圖示，實際進度曲線都在期望值下方，則表示計劃做的過於保守，可以適當縮短；相反的情況則表示計劃過於激進，應當適當延長。也可以透過多次的記錄統計，瞭解工作團隊的工作效率是否有一定的提升，找出提高效率的辦法。方法2.另一種方式可以描述錯誤的解決程度，一般用於專案測試的過程，也是有兩條曲線來表示。一條表示已經被發現的錯誤，另一條表示已經被解決的錯誤，第一條曲線會一直增長，同時第二條曲線會一直追趕，最終當兩條曲線匯聚的時候，就表示所有的問題都被解決了。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 燃盡圖
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=4480853