text: 蘇窪龍水電站位於西藏芒康縣和四川巴塘縣交界的金沙江河段蘇哇龍鄉上游約1km處。是金沙江上游水電13級梯級規劃中的第10級。業主華電金沙江上游水電開發有限公司。技術概況.樞紐佈置：瀝青混凝土心牆堆石壩、左岸發電引水發電系統及左岸地面廠房、右岸溢洪道及右岸洩洪放空洞歷史.中國能建葛洲壩集團一公司承建。工程動態總投資178.9億元。2015年11月專案獲國家發改委核准。2016年4月23日開工建設。2017年11月21日實現大江截流，導流洞可應對20年一遇洪水6180m³/s。2018年5月底完成上下游圍堰工程，開始基坑開挖。2018年10月11日凌晨，距蘇窪龍壩址上游224km的西藏江達縣波羅鄉波公村境內與四川省白玉縣金沙鄉日西村交界處的金沙江左岸發生山體滑坡，導致金沙江干流斷流並形成金沙江白格堰塞湖，預判上游圍堰不會漫頂，專案部在上游圍堰堰頂搶建2米高的黏土子堰。10月12日17時堰塞湖開始自然溢流；13日上午6時，堰塞體右岸攏口被完全衝開，洩洪量達到最大10000左右立方每秒，堰前水位迅速下降，湖水水位下降20多米，13日14:30退至基流400m³/s。蘇窪龍壩址最大入庫洪峰流量7800m³/s，超百年一遇；最大出庫流量5657m³/s，超十年一遇，堰前水位最高2426.34m，成功抵擋了堰塞湖潰決。2018年11月3日再次發生山體滑坡第二次形成金沙江白格堰塞湖，預判潰決水流最大可能堰前水位比上游圍堰堰頂高16.35m，最大過頂流速23m/s遠超圍堰抗沖流速，決定在上游圍堰右岸主河道開挖深33m的洩流槽，破口底高程2399m，在下游圍堰開挖洩流槽底高程2387m，對壩基混凝土防滲牆槽孔和四號機組基坑採用碎石保護回填。11月7日至10日曆時4天完成應急施工。11月12日10:50堰塞湖洩流槽開始過流，13日18時最大出庫流量31000m³/s，11月14日8:30退至基流。蘇窪龍壩址最大入庫洪峰流量19800m³/s，上游圍堰70%被沖毀，下游圍堰50%被沖毀，大壩基坑被淤平。原計劃2020年12月首臺機組發電。2021年1月31日下閘蓄水。2022年6月23日500千伏送出工程接入四川電網投運。2022年7月16日4號機組開始72小時試執行，2022年7月19日19時正式投產發電。
metadata.dataset: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata.title: 蘇窪龍水電站
metadata.url: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=8055475