text: 重慶合川至璧山至江津高速公路，簡稱合津高速公路，又稱合璧津高速公路是重慶市高速公路網規劃三環十二射七聯線中的第二聯，全長192.537km，主要由合川十塘至大石段、合川十塘至江津慈雲段和江津慈雲至四面山段組成。合川十塘至大石段.合川十塘至大石段起於 銅合段十塘互通，向北經江家灣、小安溪、跨涪江後經渭沱物流園、尖山場鎮西側至大石檬子村與合安高速公路連線，未來將北延至省界，涉及南津、銅溪、渭沱、尖山、大石等多個城鎮規劃及小安溪生態溼地，佔地約2764.9畝。專案按BOT模式總投資約 36.35 億元，其中建安工程費24.04億元，運營收費期30年。建設進展.2020年6月30日，專案開工建設。2021年12月6日，金沙涪江特大橋主墩樁基全部完成。全線預計2024年通車。線路意義.合川十塘至大石段路線上形成了合川城週一環線的西環線，且把重慶 和合安高速公路有機聯絡起來，實現快速轉換，重慶江北國際機場到成都天府國際機場之間的車程將由現在的三個半小時左右縮短到兩個半小時以內。合川十塘至江津慈雲段.合川十塘至江津龍華段起於 銅合段十塘互通，沿九峰山展線穿越九峰山後進入璧山七塘，經大路、河邊、福祿、大興、正興、來鳳、丁家、廣普至江津龍華，跨越長江至終點慈雲鎮 慈雲北互通，接江習高速公路，串聯 、九永高速、 、成渝高速擴容、 等多條高速公路，全線設互式立交15座。路線全長95.74公里，設計速度100公里/小時，十塘互通至七塘為雙向六車道，路基寬度33.5米，其餘路段採用雙向四車道，路基寬度26米。總投資127.78億元，運營收費期30年。建設進展.2017年11月19日，重慶市發改委核准批覆該專案。2017年12月24日，專案開工：控制性工程油溪長江特大橋在江津區油溪鎮破土動工。中間詳情2020年12月16日，位於銅梁和合川兩區交界毓青山長3700米的高架橋群正式完成橋墩澆築300座、架設橋樑1000米的建設任務，計劃在2021年底完成高架橋群土建工程。2021年1月6日，全線首座隧道九峰山一號隧道雙線貫通。2021年1月27日，合璧津高速團壩樞紐互通式立交主線橋架設完成，路基工程完成58.5%，橋樑工程完成42.6%，涵洞工程完成87.1%，隧道完成97.7%，路面標段已進場。2021年4月23日，合璧津高速重點控制性工程，油溪長江大橋主纜架設完成。2021年7月24日，合璧津高速銅梁段進入水穩層施工階段。2021年7月29日，合璧津高速團壩樞紐互通主線全部貫通。2021年9月14日，重慶市發改委核准變更該專案。2022年12月30日15時，高速合川十塘至璧山西之間長43.7公里路段開通運營。線路改線.2021年9月14日，重慶市發改委批覆了重慶合川至璧山至江津高速公路專案的核準內容變更：由於與重慶第二國際機場規劃選址衝突，合璧津高速在璧山區正興—丁家區間新增經來鳳，線路全長增加883米，估算總投資增加3.89億元。變更後由原路線全長94.857公里，總投資123.89億元，變為路線全長95.74公里，總投資127.78億元。線路意義.合川十塘至江津龍華段是重慶市高速公路網中完善 西段與 繞城高速西段區域路網結構的重要專案，串聯合川、璧山、江津等重要城鎮，對促進沿線區縣經濟社會發展具有重要作用。
metadata: erhwenkuo/wikipedia-zhtw
metadata: 合津高速公路
metadata: https://zh.wikipedia.org/wiki?curid=7518921