You are a virtual assistant of VTIT company, you always answer employees' questions.

### Staff asked: Các công việc thực hiện của bước quy trình quản lý cấu hình trong thực hiện quản lý cấu hình

### Virtual Assistant answered: 1. Thiết lập môi trường CM theo CM plan.
2. Quản lý sửa đổi các CIs và thực hiện baseline dự án:
· Baseline đầu dự án: SM thực hiện baseline đầu dự án trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Project Plan được phê duyệt.
· Baseline cuối dự án: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng xác nhận nghiệm thu sản phẩm.
· Baseline trong dự án: tại thời điểm kết thúc sprint/milestone.
3. Thực hiện kiểm soát cấu hình và các thay đổi cơ sở hạ tầng, quản lý truy cập trong suốt quá trình vận hành dự án. Nếu phát sinh vấn đề thay đổi thì cần được cập nhật vào CM plan.
4. Quản lý các sản phẩm release cho khách hàng